#

## Beschrijving

Het beeld van taakstatus wordt gebruikt om informatie over taakvoortgang te inspecteren, ingesteld in de configuratie.

De taken zijn opgedeeld in groepen afhankelijk van de status van de taak:

Niet gestart | Taken die nu gestart zouden moeten zijn.
Actief | Taken die zijn gestart, maar nog niet zijn voltooid.
Beëindigd | Taken die in deze periode zijn voltooid
Volgende periode | Taken die zijn gepland om in de volgende periode te starten.

## Gegevens bewerken

Voortgangsinformatie kan in-line bewerkt worden zoals hier beschreven of door de taakvoortgangsdialoog te gebruiken. |

De volgende kolommen worden standaard getoond:

Kolom | Beschrijving
--- | ---
Naam | De naam van de taak.
Status | Taakstatus
% voltooiing | Taakvoltooiing
Geplande inspanning | De hoeveelheid gepland werk om gebruikt te worden aan het eind van de huidige periode.
Werkelijke inspanning | De hoeveelheid gedaan werk.
Resterende inspanning | De resterende inspanning om de taak te voltooien.
Geplande kosten | De geplande kosten aan het eind van de huidige periode.
Werkelijke kosten | De echt gemaakte kosten.
Werkelijke start | De werkelijke starttijd van de taak.
Werkelijk einde | De werkelijke eindtijd van de taak.

## Configuratie

Met het contextmenu kan de weergave geconfigureerd worden om de boomstructuur in of uit te vouwen of het kan geconfigureerd worden met de configuratiedialoog.

De configuratiedialoog biedt u het aanpassen van de hoeveelheid informatie die de weergave toont om in uw behoefte te voorzien. |