#

En el gràfic de realització de la tasca, podem analitzar en profunditat cada subtasca o tasca amb els mateixos índexs que per a la vista Realització del projecte.

Això és realment útil en un projecte llarg i complicat.

A la finestra esquerra, podreu triar cada subtasca individual i una tasca completa, després a la finestra dreta apareixerà en el gràfic corresponent.

On:

- BCWS vol dir el cost pressupostat de la feina planificada,

- BCWP vol dir el cost pressupostat de la feina realitzada,

- ACWP vol dir el cost real de la feina realitzada.

Tots aquests són considerats com a esforç en hores i costos.

PI són els índexs de realització, on:

- CPI és l'índex de rendiment del cost,

- SPI és l'índex de realització de la planificació.