#

## Beskrivning

Aktivitetsutförandevyn används för att inspektera information om aktivitetsprestation under perioden, inställd i inställningarna.

Aktiviteterna är uppdelade i grupper beroende på aktivitetens status:

Inte startad | Aktiviteter som skulle ha startats vid det här lagret.
Pågår | Aktiviteter som har startats, men ännu inte avslutats.
Avslutade | Aktiviteter som har avslutats under perioden
Nästa period | Aktiviteter som är planerade att starta nästa period.

## Redigera data

Förloppsinformation kan redigeras på plats som beskrivs här eller genom att använda dialogrutan för aktivitetsförlopp. |

Följande kolumner visas normalt:

Kolumn | Beskrivning
--- | ---
Namn | Aktivitetens namn.
Status | Aktivitetsstatus
% färdig | När aktiviteten är färdig
Planerad insats | Arbetsmängden som planeras ha använd vid slutet av aktuell period.
Verklig insats | Arbetsmängden som används.
Återstående insats | Den återstående insatsen för att färdigställa aktiviteten.
Planerad kostnad | Den planerade kostnaden vid slutet av aktuell period.
Verklig kostnad | Den verkliga kostnaden som uppstod.
Verklig start | Aktivitetens verklig starttid.
Verklig avslutning | Aktivitetens verklig sluttid.

## Inställning

Genom att använda den sammanhangsberoende menyn. kan vyn ställas in att dela eller dra ihop trädvyn, eller anpassas med inställningsdialogrutan.

Inställningsdialogrutan låter dig skräddarsy hur mycket information vyn visar, för att passa dina behov. |