#

## Beschrijving

De planningbewerker wordt gebruikt om planningen aan te maken, te bewerken, te berekenen en te verwijderen.

De planningbewerker heeft drie subweergaven die de resultaten tonen van de planning.

De subweergave Resultaat toont de waarden nodig voor PERT-analyse inclusief vroeger starten en eindigen, later starten en eindigen samen met verschillende typen van flexibel.

De subweergave Kritiek pad toont de taken die behoren tot het kritieke pad.

De subweergave Planninglog toont een lijst met berichten geproduceerd tijdens planning.

## Werkbalk

De werkbalk biedt de middelen om planning aan te maken, te verwijderen en te berekenen:

Knop | Sneltoets | Beschrijving
--- | --- | ---
Plan toevoegen | &Ctrl;I | Knop om een hulpbrongroep aan te maken. De nieuwe groep wordt achtergevoegd aan het eind van de groepen.
Subplanning toevoegen | &Ctrl;&Shift;I | Knop om een subplanning aan te maken. De nieuwe planning wordt achtergevoegd op een niveau lager als de nu geselecteerde planning.
Verwijderen | Verwijderen | De geselecteerde planning wordt verwijderd.
Berekenen |  | Berekent de geselecteerde planning.
Basislijn |  | Maakt een basislijn van de geselecteerde planning. Voorkomt dat de planning opnieuw wordt berekend of verwijderd.
Losmaken |  | De geselecteerde subplanning een topplanning maken

## Gegevens bewerken

Gegevens kunnen inline bewerkt worden zoals hier beschreven.

De volgende kolommen worden standaard getoond:

Kolom | Beschrijving
--- | ---
Naam | De naam van het plan.
Status | De status van de planning. Toont een voortgangsbalk tijdens plannen.
Richting | De planningsrichting. Als de richting van de planning Voorwaarts is, dan wordt het project gepland beginnend bij de vroegste starttijd gespecificeerd in de hoofddialoog van het project. Als de richting Achterwaarts is, dan wordt het project gepland met behulp van de laatste eindtijd gespecificeerd in de hoofddialoog van het project.

Overboeken

Bestuurt het overboeken van hulpbronnen tijdens het plannen.

Als overboeken is toegestaan, dan mag een hulpbron worden geboekt (op werkdagen) om meer te werken dan beschikbaar is. Dit kan gebeuren als de hulpbron aan meerdere taken is toegekend of geboekt zijn op andere projecten.

Als overboeken vermeden moet worden, dan zullen hulpbronnen niet meer geboekt worden dan ze beschikbaar zijn. Bij hulpbronconflict, zullen taken vertraagd worden totdat de hulpbron beschikbaar is.

Verdeling | De te gebruiken distributie tijdens het plannen. Als de verdeling 'Geen' is, wordt de schatting van de taak gebruikt als-is tijdens plannen. Als verdeling 'PERT' is, dan wordt de schatting (E) berekend gebaseerd op de ingevoerde optimistische (O), pessimistische (P) en meest waarschijnlijke (M) schatting. De gebruikte formule hiervoor is: E = (O + 4 * M + P) / 6.
Geplande start | De geplande starttijd.
Gepland einde | De geplande eindtijd.
Planner | De te gebruiken planner voor het berekenen van de projectplanning. De standaard ingebouwde planner is de Netwerkplanner.

## Configuratie

Met het contextmenu kan de weergave geconfigureerd worden om de boomstructuur in of uit te vouwen of het kan geconfigureerd worden met de configuratiedialoog. De configuratiedialoog biedt u het aanpassen van de hoeveelheid informatie die de weergave toont om in uw behoefte te voorzien. |