# Descripció

La vista Realització del projecte és un gràfic per a la gestió del projecte on es pot entendre la situació real del projecte d'acord amb el Mètode del valor guanyat.

On:

- BCWS vol dir el cost pressupostat de la feina planificada,

- BCWP vol dir el cost pressupostat de la feina realitzada,

- ACWP vol dir el cost real de la feina realitzada.

Tots aquests són considerats com a esforç en hores i costos.

PI són els índexs de realització, on:

- CPI és l'índex de rendiment del cost,

- SPI és l'índex de realització de la planificació.