#

## Inledning

I projekthantering kan termer användas på olika sätt i olika program, eller i olika företag eller projekttyper. Om man tittar i utförligare ordlistor för projekthantering hittar man alternativa definitioner av de flesta termer.

Den här listan definierar hur vissa termer används i Plan.

## Termer

Konto

  Ett konto som används i en kostnadsfördelningsstruktur (KFS) för att representera en plats där aktiviteter eller resurser kan sammanställas.

VKUA

  Verklig kostnad av utfört arbete

Verklig kostnad av utfört arbete

  Den verkliga kostnaden som har uppstått (eller insats som har utförts).

Tilldelning

  Aktiviteter tilldelas resurser under projektets planeringsstadium. Den verkliga tilldelning görs under schemaläggning. Observera att tilldelningen inte är garanterad, eftersom resursen kanske inte är tillgänglig.

Tilldelning

  Aktiviteter tilldelas till resurser under schemaläggning.

BKSA

  Budgeterad kostnad av schemalagt arbete

Budgeterad kostnad av schemalagt arbete

  Kostnaden (eller insatsen) som ska ha används för att nå angivet tillstånd.

BKUA

  Budgeterad kostnad av utfört arbete

Budgeterad kostnad av utfört arbete

  Kostnad som har uppstått (eller insats som har utförts).

Kostnadsfördelningsstruktur

  Kostnadsfördelningsstruktur

KPI

  Kostnadsprestationsindex är lika med BKUA / VKUA. När indexet är mindre än ett, betyder det att du är över budget. Om indexet är större än ett, betyder det att kostnaderna är under budget.

Kostnadsfördelningsstruktur

  Kostnadsfördelningsstrukturen organiserar konton i en struktur för att sammanställas oberoende av AFS och RFS.

Uppskattning

  Uppskattningen är förväntad insats eller tid som behövs för att färdigställa aktiviteten.

Milstolpe

  En milstolpe är en aktivitet med insats 0.00 timmar. Den används typiskt för att markera ett större resultat, exempelvis färdigställande av en leverans när den accepteras av kunden.

Projektstyrningsmodell

  Projektutvärderings- och granskningsteknik

Projektutvärderings- och granskningsteknik

  Projektutvärderings- och granskningstekniken är en utökning av metoden med kritisk linje. Uppskattningar av insats för aktiviteter för kritisk linje är punktuppskattningar, medan uppskattningar av insats för aktiviteter för projektstyrningsmodellen beräknas genom att vikta optimistisk, troligaste och pessimistisk uppskattning: (O+(4*T)+P)/6.

Projektstyrningsfördelning

  Ett förenklat sätt för att beräkna förväntad uppskattning från optimistisk, troligaste och pessimistisk uppskattning.

RFS

  Resursfördelningsstruktur

Resursfördelningsstruktur

  RFS organiserar resurser i resursgrupper.

Resurs

  En resurs kan vara av typen Arbete, Material eller Grupp. En resurs måste alltid höra till en Resursgrupp.

Resursgrupp

  En resursgrupp används för att gruppera liknande resurser.

Resurslag

  Ett resurslag är en resurs som består av ett antal andra resurser.

SPI

  Är schemaprestandaindex och är lika med BKUA / BKSA. När indexet är mindre än ett, betyder det att du är efter tidplanen. Om indexet är större än ett, betyder det att du är före tidplanen.

Sammanfattningsaktivitet

  En sammanfattningsaktivitet har underliggande delaktiviteter, och samlar ihop information baserat på delaktiviteterna.

Aktivitet

  En aktivitet är en arbetsenhet. Resurser är i allmänhet tilldelade på aktivitetsnivå.

vCard

  vCard är en filformatstandard för elektroniska visitkort.

Arbetsfördelningsstruktur

  Arbetsfördelningsstruktur

Arbetsfördelningsstruktur

  AFS används för att dela upp större projekt i hanterbara delar för att förenkla planering och ledning.