# Опис

Панель швидкодії проєкту є діаграмою керування проєктом, за допомогою якої ви можете зрозуміти поточну ситуацію у проєкті відповідно до методики освоєного обсягу.

де

- БВЗР — бюджетна вартість запланованої роботи,

- БВВР — бюджетна вартість виконаної роботи,

- ПВВР — поточна вартість виконаної роботи.

Усі ці величини вимірюються як обсяг робіт у годинах або вартості.

ІШ — індекси швидкодії, де

- ІВР — індекс вартості роботи,

- ІВЗ — індекс виконання плану.