#

Sul grafico delle prestazioni dell'attività, è possibile analizzare in profondità ogni sotto-attività o attività con gli stessi indici della vista delle prestazioni del progetto.

Questo è davvero utile in un progetto lungo e complicato.

Nella finestra di sinistra, è possibile scegliere ogni singola sotto-attività così come un'intera attività, quindi nella finestra di destra apparirà nel grafico corrispondente.

dove:

- BCWS significa costo preventivato del lavoro pianificato,

- BCWP significa costo preventivato del lavoro eseguito,

- ACWP significa costo effettivo del lavoro eseguito.

Tutti questi sono considerato come lavoro in ore e costi.

PI sono indici di prestazione, dove:

- CPI è l'indice di prestazione dei costi,

- SPI è l'indice di prestazione delle pianificazioni.